Đoàn công tác Tỉnh Đoàn thanh niên kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai thực hiện hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Hoà An

Ngày 23-24/3, Đoàn công tác do đồng chí Triệu Thanh Dung, Bí thư Tỉnh Đoàn, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai thực hiện hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Hoà An.
Đoàn công tác Tỉnh Đoàn thanh niên kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai thực hiện hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Hoà An
Trong năm 2025, huyện Hòa An được giao chỉ tiêu hỗ trợ 207 nhà (trong đó 187 nhà làm mới, 20 nhà sửa chữa), kinh phí thực hiện 11.820 triệu đồng.
Tiến độ thực hiện (đến thời điểm kiểm tra) số nhà đã hoàn thành: 27 nhà (22 nhà làm mới, 05 nhà sửa chữa); Số nhà đang thi công: 91 nhà (85 nhà làm mới, 06 nhà sửa chữa); Số nhà chưa triển khai: 89 nhà (80 nhà làm mới, 09 nhà sửa chữa); Số nhà không nhu cầu hỗ trợ: 18 nhà (16 nhà làm mới, 02 nhà sửa chữa); Tổng số nhà đã hoàn thành và khởi công đạt 57% chỉ tiêu Kế hoạch giao. Trong 3 tháng đầu năm 2025, huyện Hòa An đã hoàn thành chỉ tiêu huy động vốn xã hội hóa với số tiền 3.034,756317 triệu đồng hỗ trợ nhà ở cho 40 hộ gia đình (38 nhà làm mới, 02 nhà sửa chữa).
z6451705830764 5510e2fccbafde71919bed0f53e144eb
Đ/c Triệu Thanh Dung, Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu tại buổi kiểm tra.
Tuy nhiên việc triển khai thực hiện Chương trình tại huyện còn một số khó khăn, vướng mắc: Trong tổng số 207 nhà thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 có 39 hộ làm nhà trên đất chưa thành lập bản đồ địa chính, 77 nhà làm nhà trên các loại đất khác cần hoàn thiện thủ tục chuyển quyền sửa dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; công tác vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân xây dựng, sửa chữa nhà chưa thực sự quyết liệt, huyện Hòa An còn 18 hộ gia đình không có nhu cầu làm nhà, 04 hộ gia đình chưa có ngày khởi công (một số gia đình không có vốn đối ứng để thực hiện do gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sinh sống ở nơi khó khăn về giao thông đi lại, vật chuyển vật liệu bằng đường mòn, đi bộ hoặc bằng xe máy; một số hộ dân vẫn bị ảnh hưởng phong tục tập quán khi làm nhà phải chọn ngày, xem tuổi của người chủ nhà… ảnh hưởng đến tiến độ triển khai); một số xã chưa chủ động, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác rà soát đối tượng thực hiện Chương trình trên địa bàn và báo cáo điều chỉnh hình thức làm nhà, dẫn đến việc xem xét điều chỉnh hỗ trợ liên tục, gây nhiều khó khăn cho công tác chỉ đạo, theo dõi, xây dựng kế hoạch, phân bổ kinh phí và tổ chức thực hiện của huyện.
z6451705824962 9ee7093ee484e8a6ca3b8c9244f4e011
Tỉnh Đoàn kinh phí hỗ trợ xây mới nhà ở cho 02 hộ gia đình xã Trương Lương.
 
Kiến nghị của huyện Hoà An: Đề xuất với Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ huyện đo đạc địa chính đối với các hộ xây dựng nhà trên đất chưa thành lập bản đồ địa chính. Đề xuất tỉnh sớm bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ từ Bộ Công An với số tiền 2.040 triệu đồng để huyện sớm triển khai, hỗ trợ cho người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát đảm bảo tiến độ đề ra.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Triệu Thanh Dung, Bí thư Tỉnh Đoàn, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Trưởng đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao Ban Chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Hoà An luôn sát sao và quyết liệt chỉ đạo thành viên Ban Chỉ đạo và các xã, thị trấn nỗ lực triển khai thực hiện Chương trình, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao và đảm bảo tiến độ đề ra; công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội hoá từ cộng đồng để góp phần hỗ trợ các hộ gia đình xây dựng nhà ở đạt kết quả cao. Đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Hoà An tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia hoàn thành chỉ tiêu hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát; chủ động rà soát, đề xuất các hộ đủ điều kiện thay thế các hộ gia đình quá khó khăn, không thể hoàn thành trong năm; rà soát, tổng hợp đề xuất hỗ trợ của từng hộ gia đình liên quan đến các thủ tục về đất đai; thường xuyên cập nhật, theo dõi tiến độ triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.
z6451705823841 4da17dbf835ee36f7f1176552036f7a7
Tỉnh Đoàn kinh phí hỗ trợ xây mới nhà ở cho 02 hộ gia đình xã Trương Lương.
Trước đó Đoàn công tác đã đi kiểm tra việc triển khai thực tế tại 04 hộ gia đình trên địa bàn xã Trương Lương và xã Dân Chủ, tặng 04 xuất quà cho 04 hộ gia đình và trao kinh phí hỗ trợ xây mới nhà ở trị giá 60 triệu đồng/nhà cho 02 hộ gia đình xã Trương Lương.
Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra:
z6451705834269 7328bc5d9e53e822256608701cf5b06d

z6451705829943 9da3ae84422b17525c761208473fd6f2

z6451705830633 7e5d89fb1402569a4e2544a5c3323b42